# 🚨 1 Şubat 2026 Canlıya Alma Planı

**Bugün:** 18 Ocak 2026  
**Canlıya Alma:** 1 Şubat 2026  
**Kalan Süre:** 14 GÜN ⏰

## ⚠️ Gerçekçi Değerlendirme

14 günde **TÜM** sistemi yapmak mümkün değil. Ancak **kritik özelliklerle** canlıya alınabilir.

## 🎯 Kritik Özellikler (MVP - Minimum Viable Product)

### Faz 1: Temel Altyapı (3 Gün) - 18-21 Ocak
- [x] Laravel kurulumu
- [ ] Veritabanı şeması (core tables)
- [ ] Authentication (Sanctum)
- [ ] Multi-tenancy temel yapı
- [ ] CORS yapılandırması

### Faz 2: Tours Modülü (3 Gün) - 21-24 Ocak
- [ ] Tour CRUD API
- [ ] Tour dates API
- [ ] Fiyatlandırma (basit: yetişkin/çocuk/bebek)
- [ ] Pickup points API
- [ ] Frontend entegrasyonu

### Faz 3: Reservations Modülü (4 Gün) - 24-28 Ocak
- [ ] Rezervasyon oluşturma API
- [ ] Admin onay sistemi (basit)
- [ ] Rezervasyon durum yönetimi
- [ ] Guest/Room yönetimi (basit)
- [ ] Frontend entegrasyonu

### Faz 4: Payments Modülü (2 Gün) - 28-30 Ocak
- [ ] Stripe entegrasyonu (temel)
- [ ] Havale/EFT (Kolay Kod)
- [ ] Ödeme linki oluşturma
- [ ] Webhook handling

### Faz 5: Documents & Final (2 Gün) - 30 Ocak - 1 Şubat
- [ ] PDF oluşturma (basit)
- [ ] QR kod
- [ ] E-posta gönderimi
- [ ] Test & bug fix
- [ ] Deployment hazırlığı

## 📋 İlk Versiyonda OLMAYACAK Özellikler

Bu özellikler v2'ye ertelenebilir:

- ❌ Etkinlikler modülü (v2)
- ❌ Tatil Paketleri (v2)
- ❌ Uçak Biletleri bağımsız satış (v2)
- ❌ Araç Kiralama (v2)
- ❌ Anket Sistemi (v2)
- ❌ Hediye Çeki (v2)
- ❌ Chatbot (v2)
- ❌ Acente Paneli (v2)
- ❌ Rehber Paneli (v2)
- ❌ Gelişmiş raporlama (v2)
- ❌ Katmanlı fiyat grupları (v2 - şimdilik sadece düz)
- ❌ Mobil uygulama (v2)

## ✅ İlk Versiyonda OLACAK Özellikler

### Backend (Laravel API)
- ✅ Authentication (login, register)
- ✅ Tours (CRUD, listeleme, detay)
- ✅ Tour dates (tarih bazlı fiyat/kontenjan)
- ✅ Reservations (oluşturma, onay, durum)
- ✅ Payments (Stripe + Havale/EFT)
- ✅ Documents (PDF, QR - basit)
- ✅ Multi-brand (temel)

### Frontend (React)
- ✅ Mevcut React frontend'i API'ye bağlama
- ✅ Authentication
- ✅ Tour listeleme/detay
- ✅ Rezervasyon wizard
- ✅ Checkout
- ✅ Müşteri paneli (temel)

### Admin Panel
- ✅ Rezervasyon onay sistemi (basit)
- ✅ Rezervasyon listesi
- ✅ Ödeme eşleştirme (Kolay Kod)

## 🚀 Hızlı Başlangıç Planı

### Gün 1-2 (18-19 Ocak): Kurulum
```bash
# Laravel kurulumu
composer create-project laravel/laravel backend
cd backend

# Paketler
composer require laravel/sanctum laravel/cashier spatie/laravel-permission

# Veritabanı
php artisan migrate
```

### Gün 3-4 (20-21 Ocak): Veritabanı + Models
- Migration dosyaları
- Eloquent Models
- Relationships

### Gün 5-7 (22-24 Ocak): Tours API
- TourController
- TourService
- Frontend entegrasyonu

### Gün 8-11 (25-28 Ocak): Reservations API
- ReservationController
- ApprovalService
- Frontend entegrasyonu

### Gün 12-13 (29-30 Ocak): Payments
- StripeService
- PaymentController
- Webhook

### Gün 14 (31 Ocak): Documents + Test
- PDFService
- QRCodeService
- Test & bug fix

### 1 Şubat: Canlıya Alma 🚀

## ⚡ Hızlandırma Stratejileri

1. **Code Generation**: Laravel generator paketleri kullan
2. **Boilerplate**: Hazır kod şablonları
3. **Third-party**: Mümkün olduğunca hazır çözümler
4. **Paralel Çalışma**: Backend + Frontend aynı anda
5. **MVP First**: Sadece kritik özellikler

## 🎯 Öncelik Sırası

1. **EN ÖNEMLİ**: Rezervasyon oluşturma → Onay → Ödeme → Belge
2. Tours listeleme ve detay
3. Authentication
4. Admin onay paneli
5. Diğer özellikler

## ⚠️ Riskler

1. **Zaman**: 14 gün çok kısa
2. **Test**: Yeterli test zamanı olmayabilir
3. **Bug'lar**: İlk versiyonda bug'lar olabilir
4. **Özellikler**: Bazı özellikler eksik kalabilir

## 💡 Öneriler

1. **Fazla özellik eklemeyin**: Sadece kritik olanlar
2. **Test edin**: En azından manuel test
3. **Backup planı**: Eski sistem yedekte kalsın
4. **Hızlı iterasyon**: Canlıya aldıktan sonra hızlı güncellemeler

## 📞 Acil Kararlar Gereken Konular

1. **Hosting**: Nerede deploy edilecek?
2. **Domain**: API domain'i ne olacak?
3. **Stripe**: Test mi production mu?
4. **Ekip**: Kaç kişi çalışacak?
5. **Eski sistem**: Ne zaman kapatılacak?

## 🎯 Başarı Kriterleri

1 Şubat'ta canlıya alınabilmesi için:
- ✅ Rezervasyon oluşturulabiliyor
- ✅ Admin onaylayabiliyor
- ✅ Ödeme yapılabiliyor (Stripe + Havale)
- ✅ Belgeler oluşturuluyor
- ✅ Frontend çalışıyor

Bu 5 özellik çalışırsa, sistem canlıya alınabilir! 🚀
